<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>第八章 项目整合管理</title>
    <link rel="stylesheet" href="/static/styles.css">
    <script>
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
            const nodes = document.querySelectorAll('.node, .subnode, .subsubnode, .subsubsubnode, .subsubsubsubnode');
            nodes.forEach(node => {
                const targetId = node.getAttribute('data-target');
                if (targetId) {
                    node.addEventListener('click', function() {
                        const target = document.getElementById(targetId);
                        if (target) {
                            target.classList.toggle('hidden');
                            this.classList.toggle('clicked');
                        }
                    });
                }
            });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <div class="mindmap-container">
        <!-- 8.1 管理基础 -->
        <div class="mindmap" id="chapter8.1">
            <div class="node" data-target="section8_1">
                <div class="node-content">
                    <span>8.1 管理基础</span>
                    <span class="icon">▼</span>
                </div>
            </div>
            <div id="section8_1" class="hidden content-scrollable">
                <!-- 8.1.1 执行整合 -->
                <div class="subnode" data-target="subsection8_1_1">
                    <div class="subnode-content">
                        <span>8.1.1 执行整合</span>
                        <span class="icon">▼</span>
                    </div>
                </div>
                <div id="subsection8_1_1" class="hidden">
                    <div class="subsubnode">
                        <ul>
                            <li>项目经理负责，责任不可授权或转移</li>
                            <li>过程层面执行整合</li>
                            <li>认知层面执行整合</li>
                            <li>背景层面执行整合</li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>

                <!-- 8.1.2 整合的复杂性 -->
                <div class="subnode" data-target="subsection8_1_2">
                    <div class="subnode-content">
                        <span>8.1.2 整合的复杂性</span>
                        <span class="icon">▼</span>
                    </div>
                </div>
                <div id="subsection8_1_2" class="hidden">
                    <div class="subsubnode">
                        <ul>
                            <li>项目的复杂性来源于组织的系统行为、人类行为以及组织或环境中的不确定性</li>
                            <li>在项目整合之前，项目经理需要考虑项目面临的内外部环境因素，检查项目的特征或属性</li>
                            <li>复杂性的含义：
                                <ul>
                                    <li>包含多个部分</li>
                                    <li>不同部分之间存在一系列关联</li>
                                    <li>不同部分之间的动态交互作用</li>
                                    <li>这些交互作用所产生的行为远远大于各部分简单的相加（例如突发性行为）</li>
                                </ul>
                            </li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>

                <!-- 8.1.3 管理新实践 -->
                <div class="subnode" data-target="subsection8_1_3">
                    <div class="subnode-content">
                        <span>8.1.3 管理新实践</span>
                        <span class="icon">▼</span>
                    </div>
                </div>
                <div id="subsection8_1_3" class="hidden">
                    <div class="subsubnode">
                        <ul>
                            <li>使用信息化工具：信息化工具用来收集、分析和使用信息，支持实现项目目标和项目效益</li>
                            <li>使用可视化管理工具：可视化管理工具可以通过可视化分析表等直观形式获取和监督关键的项目要素</li>
                            <li>项目知识管理：项目人员的流动性和不稳定性越来越高，项目知识管理可以将项目生命周期中积累的知识传达给目标受众，防止知识流失</li>
                            <li>项目经理在项目以外的职责：项目经理需要参与管理层和PMO负责的立项前、结项后的可行性研究与评估和效益管理</li>
                            <li>混合型方法：采用敏捷或其他迭代的适应型方法，为开展需求管理而采用商业分析技术，为分析项目复杂性而采用相关分析工具，以及为应用项目成果而采用组织变革管理方法等</li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>

                <!-- 8.1.4 项目管理计划和项目文件 -->
                <div class="subnode" data-target="subsection8_1_4">
                    <div class="subnode-content">
                        <span>8.1.4 项目管理计划和项目文件</span>
                        <span class="icon">▼</span>
                    </div>
                </div>
                <div id="subsection8_1_4" class="hidden">
                    <div class="subsubnode">
                        <ul>
                            <li>项目管理计划和项目文件是项目整合管理的重要组成部分</li>
                            <li>项目管理计划是一个正式的文件，用于确定所有项目工作的基础及其执行方式</li>
                            <li>项目文件包含项目执行过程中生成的各种文件和记录</li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- 8.2 项目整合管理过程 -->
        <div class="mindmap" id="chapter8.2">
            <div class="node" data-target="section8_2">
                <div class="node-content">
                    <span>8.2 项目整合管理过程</span>
                    <span class="icon">▼</span>
                </div>
            </div>
            <div id="section8_2" class="hidden content-scrollable">
                <!-- 制定项目章程 -->
                <div class="subnode" data-target="subsection8_2_1">
                    <div class="subnode-content">
                        <span>制定项目章程</span>
                        <span class="icon">▼</span>
                    </div>
                </div>
                <div id="subsection8_2_1" class="hidden">
                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_1_1">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输入</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_1_1" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>立项管理文件（项目建议书/可行性研究报告/项目评估报告）</li>
                                <li>协议（合同/谅解备忘录/服务水平协议/意向书/口头协议等）</li>
                                <li>事业环境因素</li>
                                <li>组织过程资产</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_1_2">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>工具与技术</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_1_2" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>专家判断：基于专业知识进行判断</li>
                                <li>数据收集：
                                    <ul>
                                        <li>头脑风暴</li>
                                        <li>焦点小组</li>
                                        <li>访谈</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>人际关系与团队技能：
                                    <ul>
                                        <li>冲突管理</li>
                                        <li>引导</li>
                                        <li>会议管理</li>
                                    </ul>
                                </li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_1_3">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输出</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_1_3" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>项目章程：
                                    <ul>
                                        <li>项目目的</li>
                                        <li>可测量的项目目标和相关成功标准</li>
                                        <li>高层级需求</li>
                                        <li>高层级项目描述</li>
                                        <li>边界定义</li>
                                        <li>主要可交付成果</li>
                                        <li>整体项目风险</li>
                                        <li>总体里程碑进度计划</li>
                                        <li>预先批准的财务资源</li>
                                        <li>关键干系人名单</li>
                                        <li>项目审批要求</li>
                                        <li>项目退出标准</li>
                                        <li>委派的项目经理及其职责和职权</li>
                                        <li>发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>假设日志：记录假设条件和制约因素</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- 制定项目管理计划 -->
                <div class="subnode" data-target="subsection8_2_2">
                    <div class="subnode-content">
                        <span>制定项目管理计划</span>
                        <span class="icon">▼</span>
                    </div>
                </div>
                <div id="subsection8_2_2" class="hidden">
                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_2_1">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输入</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_2_1" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>项目章程</li>
                                <li>其他知识领域规划过程的输出（子计划和基准）</li>
                                <li>事业环境因素</li>
                                <li>组织过程资产</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_2_2">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>工具与技术</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_2_2" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>专家判断</li>
                                <li>数据收集：
                                    <ul>
                                        <li>头脑风暴</li>
                                        <li>核对单</li>
                                        <li>焦点小组</li>
                                        <li>访谈</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>人际关系与团队技能：
                                    <ul>
                                        <li>冲突管理</li>
                                        <li>引导</li>
                                        <li>会议管理</li>
                                    </ul>
                                </li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_2_3">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输出</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_2_3" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>项目管理计划：
                                    <ul>
                                        <li>子管理计划：
                                            <ul>
                                                <li>范围管理计划</li>
                                                <li>需求管理计划</li>
                                                <li>进度管理计划</li>
                                                <li>成本管理计划</li>
                                                <li>质量管理计划</li>
                                                <li>资源管理计划</li>
                                                <li>沟通管理计划</li>
                                                <li>风险管理计划</li>
                                                <li>采购管理计划</li>
                                                <li>干系人参与计划</li>
                                            </ul>
                                        </li>
                                        <li>基准：
                                            <ul>
                                                <li>范围基准</li>
                                                <li>进度基准</li>
                                                <li>成本基准</li>
                                            </ul>
                                        </li>
                                        <li>其他组件：
                                            <ul>
                                                <li>变更管理计划</li>
                                                <li>配置管理计划</li>
                                                <li>绩效测量基准</li>
                                                <li>项目生命周期</li>
                                                <li>开发方法</li>
                                                <li>管理审查</li>
                                            </ul>
                                        </li>
                                    </ul>
                                </li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- 指导与管理项目工作 -->
                <div class="subnode" data-target="subsection8_2_3">
                    <div class="subnode-content">
                        <span>指导与管理项目工作</span>
                        <span class="icon">▼</span>
                    </div>
                </div>
                <div id="subsection8_2_3" class="hidden">
                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_3_1">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输入</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_3_1" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>项目管理计划</li>
                                <li>项目文件：
                                    <ul>
                                        <li>需求跟踪矩阵</li>
                                        <li>风险登记册</li>
                                        <li>里程碑清单</li>
                                        <li>进度计划</li>
                                        <li>沟通记录</li>
                                        <li>经验教训登记册</li>
                                        <li>变更日志</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>批准的变更请求</li>
                                <li>事业环境因素</li>
                                <li>组织过程资产</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_3_2">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>工具与技术</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_3_2" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>专家判断</li>
                                <li>项目管理信息系统：
                                    <ul>
                                        <li>进度计划软件工具</li>
                                        <li>工作授权系统</li>
                                        <li>配置管理系统</li>
                                        <li>信息收集与发布系统</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>会议</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_3_3">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输出</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_3_3" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>可交付成果：独特并可核实的产品、成果或服务能力</li>
                                <li>工作绩效数据：原始观察结果和测量值</li>
                                <li>问题日志：记录和跟进所有问题</li>
                                <li>变更请求：
                                    <ul>
                                        <li>纠正措施</li>
                                        <li>预防措施</li>
                                        <li>缺陷补救</li>
                                        <li>更新</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>项目管理计划（更新）</li>
                                <li>项目文件（更新）：
                                    <ul>
                                        <li>活动清单</li>
                                        <li>假设日志</li>
                                        <li>经验教训登记册</li>
                                        <li>需求文件</li>
                                        <li>风险登记册</li>
                                        <li>干系人登记册</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>组织过程资产（更新）</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- 管理项目知识 -->
                <div class="subnode" data-target="subsection8_2_4">
                    <div class="subnode-content">
                        <span>管理项目知识</span>
                        <span class="icon">▼</span>
                    </div>
                </div>
                <div id="subsection8_2_4" class="hidden">
                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_4_1">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输入</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_4_1" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>项目管理计划</li>
                                <li>项目文件：
                                    <ul>
                                        <li>资源分解结构</li>
                                        <li>项目团队派工单</li>
                                        <li>供方选择标准</li>
                                        <li>干系人登记册</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>可交付成果</li>
                                <li>事业环境因素</li>
                                <li>组织过程资产</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_4_2">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>工具与技术</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_4_2" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>专家判断</li>
                                <li>知识管理：
                                    <ul>
                                        <li>人际交往</li>
                                        <li>实践社区</li>
                                        <li>会议</li>
                                        <li>工作跟随</li>
                                        <li>讨论论坛</li>
                                        <li>知识分享活动</li>
                                        <li>研讨会</li>
                                        <li>讲故事</li>
                                        <li>创造力管理</li>
                                        <li>知识展会</li>
                                        <li>茶座</li>
                                        <li>交互式培训</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>信息管理：
                                    <ul>
                                        <li>编撰显性知识的方法</li>
                                        <li>经验教训登记册</li>
                                        <li>图书馆服务</li>
                                        <li>信息收集</li>
                                        <li>项目管理信息系统</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>人际关系与团队技能：
                                    <ul>
                                        <li>积极倾听</li>
                                        <li>引导</li>
                                        <li>领导力</li>
                                        <li>人际交往</li>
                                        <li>大局观</li>
                                    </ul>
                                </li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_4_3">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输出</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_4_3" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>经验教训登记册：执行情况类别、详细描述、影响、建议和行动方案</li>
                                <li>项目管理计划（更新）</li>
                                <li>组织过程资产（更新）</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- 监控项目工作 -->
                <div class="subnode" data-target="subsection8_2_5">
                    <div class="subnode-content">
                        <span>监控项目工作</span>
                        <span class="icon">▼</span>
                    </div>
                </div>
                <div id="subsection8_2_5" class="hidden">
                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_5_1">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输入</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_5_1" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>项目管理计划</li>
                                <li>项目文件：
                                    <ul>
                                        <li>假设日志</li>
                                        <li>风险登记册</li>
                                        <li>风险报告</li>
                                        <li>里程碑清单</li>
                                        <li>估算依据</li>
                                        <li>问题日志</li>
                                        <li>经验教训登记册</li>
                                        <li>成本预测</li>
                                        <li>进度预测</li>
                                        <li>质量报告</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>工作绩效信息</li>
                                <li>协议</li>
                                <li>事业环境因素</li>
                                <li>组织过程资产</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_5_2">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>工具与技术</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_5_2" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>专家判断</li>
                                <li>数据分析：
                                    <ul>
                                        <li>备选方案分析</li>
                                        <li>成本效益分析</li>
                                        <li>挣值分析</li>
                                        <li>根本原因分析</li>
                                        <li>趋势分析</li>
                                        <li>偏差分析</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>决策：
                                    <ul>
                                        <li>投票</li>
                                        <li>独裁型决策制定</li>
                                        <li>多标准决策分析</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>会议</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_5_3">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输出</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_5_3" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>工作绩效报告：
                                    <ul>
                                        <li>状态报告</li>
                                        <li>进展报告</li>
                                        <li>挣值图表</li>
                                        <li>趋势线和预测</li>
                                        <li>储备燃尽图</li>
                                        <li>缺陷直方图</li>
                                        <li>合同绩效信息</li>
                                        <li>风险情况概述</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>变更请求：
                                    <ul>
                                        <li>纠正措施</li>
                                        <li>预防措施</li>
                                        <li>缺陷补救</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>项目管理计划（更新）</li>
                                <li>项目文件（更新）：
                                    <ul>
                                        <li>成本预测</li>
                                        <li>进度预测</li>
                                        <li>问题日志</li>
                                        <li>经验教训登记册</li>
                                        <li>风险登记册</li>
                                    </ul>
                                </li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- 实施整体变更控制 -->
                <div class="subnode" data-target="subsection8_2_6">
                    <div class="subnode-content">
                        <span>实施整体变更控制</span>
                        <span class="icon">▼</span>
                    </div>
                </div>
                <div id="subsection8_2_6" class="hidden">
                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_6_1">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输入</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_6_1" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>项目管理计划</li>
                                <li>变更管理计划：为管理变更控制过程提供指导，记录CCB的角色和职责</li>
                                <li>配置管理计划：描述项目的配置项，识别应记录和更新的配置项，保持项目产品的一致性和有效性</li>
                                <li>范围、进度、成本基准：用于评估变更对项目的影响</li>
                                <li>项目文件：
                                    <ul>
                                        <li>需求跟踪矩阵</li>
                                        <li>风险报告</li>
                                        <li>估算依据</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>工作绩效报告：资源可用情况、进度和成本数据、挣值报告、燃烧图或燃尽图</li>
                                <li>变更请求：
                                    <ul>
                                        <li>纠正措施</li>
                                        <li>预防措施</li>
                                        <li>缺陷补救</li>
                                        <li>更新</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>事业环境因素</li>
                                <li>组织过程资产</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_6_2">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>工具与技术</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_6_2" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>专家判断</li>
                                <li>变更控制工具：
                                    <ul>
                                        <li>配置控制：重点关注可交付成果及各个过程的技术规范</li>
                                        <li>变更控制：重点关注识别、记录、批准或否决对项目文件、可交付成果或基准的变更</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>数据分析：
                                    <ul>
                                        <li>备选方案分析</li>
                                        <li>成本效益分析</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>决策方法：
                                    <ul>
                                        <li>投票</li>
                                        <li>独裁型决策制定</li>
                                        <li>多标准决策分析</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>会议</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_6_3">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输出</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_6_3" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>批准的变更请求：批准、推迟或否决变更请求</li>
                                <li>项目管理计划（更新）</li>
                                <li>项目文件（更新）</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- 结束项目或阶段 -->
                <div class="subnode" data-target="subsection8_2_7">
                    <div class="subnode-content">
                        <span>结束项目或阶段</span>
                        <span class="icon">▼</span>
                    </div>
                </div>
                <div id="subsection8_2_7" class="hidden">
                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_7_1">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输入</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_7_1" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>项目章程</li>
                                <li>项目管理计划</li>
                                <li>项目文件：
                                    <ul>
                                        <li>假设日志</li>
                                        <li>需求文件</li>
                                        <li>里程碑清单</li>
                                        <li>风险登记册</li>
                                        <li>风险报告</li>
                                        <li>估算依据</li>
                                        <li>变更日志</li>
                                        <li>问题日志</li>
                                        <li>经验教训登记册</li>
                                        <li>项目沟通记录</li>
                                        <li>质量控制测量结果</li>
                                        <li>质量报告</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>验收的可交付成果：包括批准的产品规范、交货收据和工作绩效文件</li>
                                <li>立项管理文件：可行性研究报告、项目评估报告</li>
                                <li>协议</li>
                                <li>采购文档：为关闭合同而收集、建立索引和归档的文档</li>
                                <li>组织过程资产</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_7_2">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>工具与技术</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_7_2" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>专家判断</li>
                                <li>数据分析：
                                    <ul>
                                        <li>文件分析</li>
                                        <li>回归分析</li>
                                        <li>趋势分析</li>
                                        <li>偏差分析</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>会议</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="subsubnode" data-target="subsubsection8_2_7_3">
                        <div class="subsubnode-content">
                            <span>输出</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="subsubsection8_2_7_3" class="hidden">
                        <div class="subsubsubnode">
                            <ul>
                                <li>项目文件（更新）</li>
                                <li>最终产品、服务或成果：移交给客户</li>
                                <li>项目最终报告：
                                    <ul>
                                        <li>项目或阶段的概述</li>
                                        <li>范围目标和评估标准</li>
                                        <li>质量目标和评估标准</li>
                                        <li>成本目标</li>
                                        <li>最终产品确认信息</li>
                                        <li>进度计划目标</li>
                                        <li>关于最终产品如何满足业务需求的概述</li>
                                        <li>风险或问题解决情况的概述</li>
                                    </ul>
                                </li>
                                <li>组织过程资产（更新）</li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        
                <!-- 8.3 制定项目章程 -->
                <div class="mindmap" id="chapter8.3">
                    <div class="node" data-target="section8_3">
                        <div class="node-content">
                            <span>8.3 制定项目章程</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="section8_3" class="hidden content-scrollable">
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_3_1">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输入</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_3_1" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>立项管理文件（项目建议书/可行性研究报告/项目评估报告）</li>
                                    <li>协议（合同/谅解备忘录/服务水平协议/意向书/口头协议等）</li>
                                    <li>事业环境因素</li>
                                    <li>组织过程资产</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_3_2">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>工具与技术</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_3_2" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>专家判断：基于专业知识进行判断</li>
                                    <li>数据收集：
                                        <ul>
                                            <li>头脑风暴</li>
                                            <li>焦点小组</li>
                                            <li>访谈</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>人际关系与团队技能：
                                        <ul>
                                            <li>冲突管理</li>
                                            <li>引导</li>
                                            <li>会议管理</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_3_3">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输出</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_3_3" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>项目章程：
                                        <ul>
                                            <li>项目目的</li>
                                            <li>可测量的项目目标和相关成功标准</li>
                                            <li>高层级需求</li>
                                            <li>高层级项目描述</li>
                                            <li>边界定义</li>
                                            <li>主要可交付成果</li>
                                            <li>整体项目风险</li>
                                            <li>总体里程碑进度计划</li>
                                            <li>预先批准的财务资源</li>
                                            <li>关键干系人名单</li>
                                            <li>项目审批要求</li>
                                            <li>项目退出标准</li>
                                            <li>委派的项目经理及其职责和职权</li>
                                            <li>发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>假设日志：记录假设条件和制约因素</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
        
                <!-- 8.4 制定项目管理计划 -->
                <div class="mindmap" id="chapter8.4">
                    <div class="node" data-target="section8_4">
                        <div class="node-content">
                            <span>8.4 制定项目管理计划</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="section8_4" class="hidden content-scrollable">
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_4_1">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输入</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_4_1" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>项目章程</li>
                                    <li>其他知识领域规划过程的输出（子计划和基准）</li>
                                    <li>事业环境因素</li>
                                    <li>组织过程资产</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_4_2">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>工具与技术</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_4_2" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>专家判断</li>
                                    <li>数据收集：
                                        <ul>
                                            <li>头脑风暴</li>
                                            <li>核对单</li>
                                            <li>焦点小组</li>
                                            <li>访谈</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>人际关系与团队技能：
                                        <ul>
                                            <li>冲突管理</li>
                                            <li>引导</li>
                                            <li>会议管理</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_4_3">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输出</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_4_3" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>项目管理计划：
                                        <ul>
                                            <li>子管理计划：
                                                <ul>
                                                    <li>范围管理计划</li>
                                                    <li>需求管理计划</li>
                                                    <li>进度管理计划</li>
                                                    <li>成本管理计划</li>
                                                    <li>质量管理计划</li>
                                                    <li>资源管理计划</li>
                                                    <li>沟通管理计划</li>
                                                    <li>风险管理计划</li>
                                                    <li>采购管理计划</li>
                                                    <li>干系人参与计划</li>
                                                </ul>
                                            </li>
                                            <li>基准：
                                                <ul>
                                                    <li>范围基准</li>
                                                    <li>进度基准</li>
                                                    <li>成本基准</li>
                                                </ul>
                                            </li>
                                            <li>其他组件：
                                                <ul>
                                                    <li>变更管理计划</li>
                                                    <li>配置管理计划</li>
                                                    <li>绩效测量基准</li>
                                                    <li>项目生命周期</li>
                                                    <li>开发方法</li>
                                                    <li>管理审查</li>
                                                </ul>
                                            </li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
        
                <!-- 8.5 指导与管理项目工作 -->
                <div class="mindmap" id="chapter8.5">
                    <div class="node" data-target="section8_5">
                        <div class="node-content">
                            <span>8.5 指导与管理项目工作</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="section8_5" class="hidden content-scrollable">
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_5_1">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输入</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_5_1" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>项目管理计划</li>
                                    <li>项目文件：
                                        <ul>
                                            <li>需求跟踪矩阵</li>
                                            <li>风险登记册</li>
                                            <li>里程碑清单</li>
                                            <li>进度计划</li>
                                            <li>沟通记录</li>
                                            <li>经验教训登记册</li>
                                            <li>变更日志</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>批准的变更请求</li>
                                    <li>事业环境因素</li>
                                    <li>组织过程资产</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_5_2">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>工具与技术</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_5_2" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>专家判断</li>
                                    <li>项目管理信息系统：
                                        <ul>
                                            <li>进度计划软件工具</li>
                                            <li>工作授权系统</li>
                                            <li>配置管理系统</li>
                                            <li>信息收集与发布系统</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>会议</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_5_3">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输出</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_5_3" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>可交付成果：独特并可核实的产品、成果或服务能力</li>
                                    <li>工作绩效数据：原始观察结果和测量值</li>
                                    <li>问题日志：记录和跟进所有问题</li>
                                    <li>变更请求：
                                        <ul>
                                            <li>纠正措施</li>
                                            <li>预防措施</li>
                                            <li>缺陷补救</li>
                                            <li>更新</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>项目管理计划（更新）</li>
                                    <li>项目文件（更新）：
                                        <ul>
                                            <li>活动清单</li>
                                            <li>假设日志</li>
                                            <li>经验教训登记册</li>
                                            <li>需求文件</li>
                                            <li>风险登记册</li>
                                            <li>干系人登记册</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>组织过程资产（更新）</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
        
                <!-- 8.6 管理项目知识 -->
                <div class="mindmap" id="chapter8.6">
                    <div class="node" data-target="section8_6">
                        <div class="node-content">
                            <span>8.6 管理项目知识</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="section8_6" class="hidden content-scrollable">
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_6_1">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输入</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_6_1" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>项目管理计划</li>
                                    <li>项目文件：
                                        <ul>
                                            <li>资源分解结构</li>
                                            <li>项目团队派工单</li>
                                            <li>供方选择标准</li>
                                            <li>干系人登记册</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>可交付成果</li>
                                    <li>事业环境因素</li>
                                    <li>组织过程资产</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_6_2">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>工具与技术</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_6_2" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>专家判断</li>
                                    <li>知识管理：
                                        <ul>
                                            <li>人际交往</li>
                                            <li>实践社区</li>
                                            <li>会议</li>
                                            <li>工作跟随</li>
                                            <li>讨论论坛</li>
                                            <li>知识分享活动</li>
                                            <li>研讨会</li>
                                            <li>讲故事</li>
                                            <li>创造力管理</li>
                                            <li>知识展会</li>
                                            <li>茶座</li>
                                            <li>交互式培训</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>信息管理：
                                        <ul>
                                            <li>编撰显性知识的方法</li>
                                            <li>经验教训登记册</li>
                                            <li>图书馆服务</li>
                                            <li>信息收集</li>
                                            <li>项目管理信息系统</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>人际关系与团队技能：
                                        <ul>
                                            <li>积极倾听</li>
                                            <li>引导</li>
                                            <li>领导力</li>
                                            <li>人际交往</li>
                                            <li>大局观</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_6_3">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输出</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_6_3" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>经验教训登记册：执行情况类别、详细描述、影响、建议和行动方案</li>
                                    <li>项目管理计划（更新）</li>
                                    <li>组织过程资产（更新）</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
        
                <!-- 8.7 监控项目工作 -->
                <div class="mindmap" id="chapter8.7">
                    <div class="node" data-target="section8_7">
                        <div class="node-content">
                            <span>8.7 监控项目工作</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="section8_7" class="hidden content-scrollable">
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_7_1">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输入</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_7_1" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>项目管理计划</li>
                                    <li>项目文件：
                                        <ul>
                                            <li>假设日志</li>
                                            <li>风险登记册</li>
                                            <li>风险报告</li>
                                            <li>里程碑清单</li>
                                            <li>估算依据</li>
                                            <li>问题日志</li>
                                            <li>经验教训登记册</li>
                                            <li>成本预测</li>
                                            <li>进度预测</li>
                                            <li>质量报告</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>工作绩效信息</li>
                                    <li>协议</li>
                                    <li>事业环境因素</li>
                                    <li>组织过程资产</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_7_2">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>工具与技术</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_7_2" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>专家判断</li>
                                    <li>数据分析：
                                        <ul>
                                            <li>备选方案分析</li>
                                            <li>成本效益分析</li>
                                            <li>挣值分析</li>
                                            <li>根本原因分析</li>
                                            <li>趋势分析</li>
                                            <li>偏差分析</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>决策：
                                        <ul>
                                            <li>投票</li>
                                            <li>独裁型决策制定</li>
                                            <li>多标准决策分析</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>会议</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_7_3">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输出</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_7_3" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>工作绩效报告：
                                        <ul>
                                            <li>状态报告</li>
                                            <li>进展报告</li>
                                            <li>挣值图表</li>
                                            <li>趋势线和预测</li>
                                            <li>储备燃尽图</li>
                                            <li>缺陷直方图</li>
                                            <li>合同绩效信息</li>
                                            <li>风险情况概述</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>变更请求：
                                        <ul>
                                            <li>纠正措施</li>
                                            <li>预防措施</li>
                                            <li>缺陷补救</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>项目管理计划（更新）</li>
                                    <li>项目文件（更新）：
                                        <ul>
                                            <li>成本预测</li>
                                            <li>进度预测</li>
                                            <li>问题日志</li>
                                            <li>经验教训登记册</li>
                                            <li>风险登记册</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
        
                <!-- 8.8 实施整体变更控制 -->
                <div class="mindmap" id="chapter8.8">
                    <div class="node" data-target="section8_8">
                        <div class="node-content">
                            <span>8.8 实施整体变更控制</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="section8_8" class="hidden content-scrollable">
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_8_1">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输入</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_8_1" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>项目管理计划</li>
                                    <li>变更管理计划：为管理变更控制过程提供指导，记录CCB的角色和职责</li>
                                    <li>配置管理计划：描述项目的配置项，识别应记录和更新的配置项，保持项目产品的一致性和有效性</li>
                                    <li>范围、进度、成本基准：用于评估变更对项目的影响</li>
                                    <li>项目文件：
                                        <ul>
                                            <li>需求跟踪矩阵</li>
                                            <li>风险报告</li>
                                            <li>估算依据</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>工作绩效报告：资源可用情况、进度和成本数据、挣值报告、燃烧图或燃尽图</li>
                                    <li>变更请求：
                                        <ul>
                                            <li>纠正措施</li>
                                            <li>预防措施</li>
                                            <li>缺陷补救</li>
                                            <li>更新</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>事业环境因素</li>
                                    <li>组织过程资产</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_8_2">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>工具与技术</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_8_2" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>专家判断</li>
                                    <li>变更控制工具：
                                        <ul>
                                            <li>配置控制：重点关注可交付成果及各个过程的技术规范</li>
                                            <li>变更控制：重点关注识别、记录、批准或否决对项目文件、可交付成果或基准的变更</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>数据分析：
                                        <ul>
                                            <li>备选方案分析</li>
                                            <li>成本效益分析</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>决策方法：
                                        <ul>
                                            <li>投票</li>
                                            <li>独裁型决策制定</li>
                                            <li>多标准决策分析</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>会议</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_8_3">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输出</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_8_3" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>批准的变更请求：批准、推迟或否决变更请求</li>
                                    <li>项目管理计划（更新）</li>
                                    <li>项目文件（更新）</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
        
                <!-- 8.9 结束项目或阶段 -->
                <div class="mindmap" id="chapter8.9">
                    <div class="node" data-target="section8_9">
                        <div class="node-content">
                            <span>8.9 结束项目或阶段</span>
                            <span class="icon">▼</span>
                        </div>
                    </div>
                    <div id="section8_9" class="hidden content-scrollable">
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_9_1">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输入</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_9_1" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>项目章程</li>
                                    <li>项目管理计划</li>
                                    <li>项目文件：
                                        <ul>
                                            <li>假设日志</li>
                                            <li>需求文件</li>
                                            <li>里程碑清单</li>
                                            <li>风险登记册</li>
                                            <li>风险报告</li>
                                            <li>估算依据</li>
                                            <li>变更日志</li>
                                            <li>问题日志</li>
                                            <li>经验教训登记册</li>
                                            <li>项目沟通记录</li>
                                            <li>质量控制测量结果</li>
                                            <li>质量报告</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>验收的可交付成果：包括批准的产品规范、交货收据和工作绩效文件</li>
                                    <li>立项管理文件：可行性研究报告、项目评估报告</li>
                                    <li>协议</li>
                                    <li>采购文档：为关闭合同而收集、建立索引和归档的文档</li>
                                    <li>组织过程资产</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_9_2">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>工具与技术</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_9_2" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>专家判断</li>
                                    <li>数据分析：
                                        <ul>
                                            <li>文件分析</li>
                                            <li>回归分析</li>
                                            <li>趋势分析</li>
                                            <li>偏差分析</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>会议</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
        
                        <div class="subnode" data-target="subsection8_9_3">
                            <div class="subnode-content">
                                <span>输出</span>
                                <span class="icon">▼</span>
                            </div>
                        </div>
                        <div id="subsection8_9_3" class="hidden">
                            <div class="subsubnode">
                                <ul>
                                    <li>项目文件（更新）</li>
                                    <li>最终产品、服务或成果：移交给客户</li>
                                    <li>项目最终报告：
                                        <ul>
                                            <li>项目或阶段的概述</li>
                                            <li>范围目标和评估标准</li>
                                            <li>质量目标和评估标准</li>
                                            <li>成本目标</li>
                                            <li>最终产品确认信息</li>
                                            <li>进度计划目标</li>
                                            <li>关于最终产品如何满足业务需求的概述</li>
                                            <li>风险或问题解决情况的概述</li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                    <li>组织过程资产（更新）</li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>

    </div>
</body>
</html>